طلا: چنین کار عمرانی طی ۵۰ سال اخیر در آزادی انجام نشده بود

مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور گفت که طی ۵۰ سال گذشته، عملیات عمرانیِ مشابه دوره اخیر برای مقاوم‌سازی ورزشگاه آزادی انجام نشده است.

کد خبر: ۳۰۷۳۵۸

۲۴ شهريور ۱۴۰۳ / ۱۷:۴۷

به گزارش روزپلاس، حسین طلا در تشریح عملیات بازسازی ورزشگاه آزادی اظهار داشت: خرداد سال 1401 و پس از جشن قهرمانی یکی از تیم‌ها، تصاویری از سکوهای در حال تخریب ورزشگاه آزادی منتشر شد. به دنبال این اتفاق، معاونت پیگیری از وقوع جرم و حقوق عامه دادسرای عمومی و انقلاب تهران اول شهریورماه 1401 دستور پلمپ طبقه دوم ورزشگاه آزادی را صادر کرد.

مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی مرجع تصمیم‌گیری درباره ورزشگاه آزادی است
وی در ادامه تصریح کرد: مطابق قوانین مدیریت بحران کشور، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی مرجع اصلی تصمیم‌گیری درباره ساختمان‌های مهم، از جمله ورزشگاه آزادی است. پس از انجام آزمایش‌های مختلف توسط مشاوران پروژه و ارجاع آن به مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، اجازه بهره‌برداری موقت از سکوهای ورزشگاه آزادی به‌جز هشت زون، در تاریخ 14 آذرماه 1401 صادر شد.

پایان فاز نخست بازسازی ورزشگاه آزادی تا آخر پاییز

مقاوم‌سازی و بازسازی 15 زون از ضلع غربی ورزشگاه آزادی از ابتدای 1402 شروع شد
مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی خاطرنشان کرد: با امضای قرارداد با پیمانکار پروژه، کارهای مقاوم‌سازی و بازسازی 15 زون از 72 زون ضلع غربی ورزشگاه آزادی از ابتدای سال 1402 آغاز شد. این قرارداد 9 ماهه بود و با وجود کمبود اعتبار ریالی، عملیات بازسازی روی سکوهای ضلع غربی انجام شد.

باید کارهای استانداردسازی را هم انجام می‌دادیم
طلا در مورد پیشرفت پروژه از زمان ورود خود به شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی عنوان کرد: اواخر سال 1402 فدراسیون فوتبال مکاتباتی با وزارت ورزش و جوانان پیرامون الزامات کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) داشت. ما ملزم شدیم همزمان با مقاوم‌سازی و بازسازی، امور مربوط به استانداردسازی را انجام دهیم تا خللی در میزبانی استقلال، پرسپولیس و تیم ملی ایجاد نشود.

نور ورزشگاه آزادی هم باید تقویت می‌شد
وی درباره الزاماتی که استادیوم آزادی باید از وجود آن بهره‌مند می‌شد، بیان کرد: از جمله الزامات AFC می‌توان به جداسازی ورودی خبرنگاران از بازیکنان، تقویت نور، افزایش ظرفیت جایگاه خبرنگاران، به‌روزرسانی اسکوربرد، سامان‌دهی جایگاه‌های VVIP و CIP، ساخت 36 پله اضطراری و ایجاد سوئیت با درخواست فدراسیون فوتبال و ... اشاره کرد.

جلسه پایان سال مدیران سرخابی‌ها با وزیر ورزش
مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی در مورد نشستی که در روزهای پایانی 1402 با حضور مدیران عامل سرخابی‌ها برگزار شد، گفت: روز 21 اسفند 1402 جلسه‌ای در وزارت ورزش و جوانان با حضور وزیر وقت، رئیس فدراسیون فوتبال، مدیران عامل استقلال و پرسپولیس و مدیر کمیته صدور مجوز حرفه‌ای فدراسیون برگزار شد.

نصیبی: به بهترین شکل از چمن ورزشگاه آزادی محافظت کردیم

باید پیمانکاری توانا با سابقه اجرایی مفید انتخاب می‌شد
طلا در مورد خروجی این نشست اظهار داشت: مطابق بند پنج صورتجلسه، شرکت توسعه موظف شد طرح رفع اشکالات ورزشگاه آزادی را طبق پروتکل AFC ارائه کند. جلسه بعدی درباره این موضوع روز ششم فروردین 1403 تشکیل و مقرر شد با توجه به اهمیت به‌کارگیری پیمانکار توانمند با تجهیزات پیشرفته، سابقه اجرایی مفید و توان مالی مناسب، دستور ترک تشریفات مناقصه مطرح و پروژه به قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء واگذار شود.

مجوز هزار و 900 میلیارد تومان ترک تشریفات برای ورزشگاه آزادی صادر شد
وی با بیان اینکه براورد مالی برای مقاوم‌سازی و بهسازی 72 زون ورزشگاه و رعایت الزامات AFC توسط شرکت مشاور ارائه شد، تصریح کرد: با توجه به اینکه این برآورد 20 برابر معاملات متوسط بود، باید شورای اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه کل کشور درباره آن تصمیم می‌گرفت. جلسه اول روز هشتم خرداد و جلسه دوم روز 11 خرداد برگزار شد که هیئت ترک تشریفات شامل وزرای اقتصاد و ورزش به همراه رئیس سازمان برنامه و بودجه، مجوز ترک تشریفات با مبلغ هزار و 900 میلیارد تومان را صادر کرد.

ماجدی: ورزشگاه آزادی حداقل تا 2 ماه آینده آماده نمی‌شود

بازسازی کامل CIP و VIP آغاز شده است
مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی با بیان اینکه قرارداد نهایی با قرارگاه خاتم‌الانبیاء در روز 17 تیر و به مدت 18 ماه امضا شد، گفت: فاز اول عملیات عمرانی روی ضلع غربی ورزشگاه آغاز شد. ورزشگاه آزادی طی این 70 روز به وضعیت امروز رسیده و بازسازی کامل تونل ورودی و خروجی مجزای خبرنگاران، جایگاه‌های ویژه، خبرنگاران، VIP ،CIP، فضای مدیاسنتر (مرکز رسانه‌ای) خبرنگاران و صندلی‌گذاری این طبقه آغاز شده است.

فاز اول پُرکارترین فاز اجرایی ورزشگاه آزادی است
طلا با اشاره به لزوم توجه ویژه به برطرف شدن ایرادات ضلع غربی ورزشگاه آزادی عنوان کرد: با توجه به اینکه بیشتر الزامات AFC در ضلع غربی بوده و مواردی چون نور، پله‌های اضطراری و نصب اسکوربرد در این مرحله از عملیات قرار دارد، فاز نخست مهم‌ترین و پُرکارترین فاز اجرایی ورزشگاه آزادی است. با این حال با تلاش همه همکاران و طبق اعلام دنیامالی وزیر محترم ورزش، این فاز تا آخر پاییز به پایان می‌رسد. در حقیقت تمام فرایند بررسی و برآورد مشاور، اخذ مجوزات قاونی، اخذ اعتبار لازم و اخذ پیمانکار و تشریفات قانونی آن و همچنین اخذ تخصیص و عقد قرارداد و تحویل استادیوم و انجام عملیات مقاوم‌سازی، معماری و عقد قراردادهای خرید اسکوربرد، صندلی، صوت، نور و ... در شش ماهه اول سال اتفاق افتاده که در نوع خود برای عملیات عمرانی کار در خور شأنی بوده و در حال حاضر با سرعت انجام امور مربوطه در حال پیشرفت است.

چنین کار عمرانی در 50 سال گذشته روی ورزشگاه آزادی انجام نشده بود
وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش خاطرنشان کرد: حجم کار در ورزشگاه آزادی بالاست. ما کارهای مقاوم‌سازی، بازسازی و استانداردسازی ورزشگاه آزادی را به‌صورت همزمان از 17 تیرماه آغاز کرده‌ایم‌ و کارها امروز به مرحله نازک‌کاری رسیده است. فراموش نکنیم طی 50 سال گذشته، چنین کار عمرانی روی ورزشگاه آزادی انجام نشده و در تمام این سال‌ها فقط مصرف‌کننده بوده‌ایم.

دنیامالی: ورزشگاه آزادی باید با کیفیتی بالا بازسازی شود

پس از پایان فاز اول، ورزشگاه آزادی از بازی‌ها میزبانی می‌کند
مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور، مشکل فدراسیون فوتبال در میزبانی از رقابت‌ها را مشکل این شرکت هم دانست و تصریح کرد: همه ما جزو خانواده ورزش هستیم. بر همین اساس پس از پایان فاز نخست، ورزشگاه آزادی میزبان مسابقات خواهد بود. در فاز دوم، ضلع جنوبی و شمالی مقاوم‌سازی می‌شود و در فاز سوم، عملیات مقاوم‌سازی ضلع شرقی ورزشگاه آزادی آغاز خواهد شد.

امیدوارم کل ورزشگاه آزادی را تا پایان 1404 استاندارد شود
طلا در پایان اظهار داشت: قرارداد ما با قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء به مدت 18 ماه و تا پایان سال 1404 است. ان‌شاءالله با برنامه‌ریزی مناسب بتوانیم همزمان با برگزاری بازی‌ها در این استادیوم خاطره‌بخش، مقاوم‌سازی، بازسازی و استانداردسازی تمام بخش‌های آزادی تا پایان مدت زمان قرارداد را انجام دهیم. این نکته را هم بگویم که استادیوم آزادی تنها ورزشگاهی است که در اختیار شرکت توسعه است و برای بازی‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد و الباقی استادیوم‌ها متولی غیر از شرکت توسعه و نگهداری دارد. اصولاً شرکت توسعه و نگهداری استادیوم لازم را می‌سازد و تحویل بهره‌بردار می‌دهد و دیگر از حیث نگهداری ارتباطی با بهره‌بردار ندارد.